<strong>6- Supervision des travaux de montage</strong><br />
Mobilisation d&#39;un ing&eacute;nieur sp&eacute;cialis&eacute; sur site en Guadeloupe pour 6 semaines<br />
<br />
Cette supervision concerne l&rsquo;installation et le montage du syst&egrave;me aquaponique dans son ensemble.<br />
Au cours de l&#39;installation et du montage du mat&eacute;riel fourni, ex&eacute;cut&eacute;e par l&#39;Acheteur, le Vendeur doit aider l&#39;Acheteur. L&#39;Acheteur effectuera les travaux d&rsquo;installation et de montage sous sa seule responsabilit&eacute;.<br />
Le Vendeur r&eacute;alisera ses prestations de supervision avec soin, comp&eacute;tence et professionnalisme, conform&eacute;ment aux r&egrave;gles de l&#39;art et la pr&eacute;sente sp&eacute;cification.<br />
En cons&eacute;quence dans le cas de prestations de supervision d&eacute;fectueuses, la responsabilit&eacute; du Vendeur est exclusivement limit&eacute;e &agrave; re - ex&eacute;cuter les prestations de ladite surveillance d&eacute;fectueuses.<br />
Le montage est &agrave; la charge exclusive de l&#39;Acheteur et sous son enti&egrave;re responsabilit&eacute;.<br />
<br />
D&eacute;tail de la mission de supervision :
<ul>
	<li>Assistance Assistance technique pour l&#39;implantation des syst&egrave;mes</li>
	<li>Assistance technique pendant l&#39;installation&nbsp;</li>
	<li>Planification du chantier (&eacute;laboration du planning, qualification des personnes, d&eacute;finition du nombre de personnes/semaines n&eacute;cessaires aux travaux).</li>
	<li>Contr&ocirc;le de la qualit&eacute;&nbsp;des travaux</li>
	<li>Mise en route du chantier avant la mise en service du client si la dur&eacute;e achet&eacute;e par l&rsquo;acheteur est suffisante</li>
</ul>
L&rsquo;Acheteur sera responsable du respect du planning. Le choix de la main d&#39;&oelig;uvre et son rendement seront sous la responsabilit&eacute; de l&#39;Acheteur.<br />
Nous supposons qu&#39;une main-d&#39;&oelig;uvre locale qualifi&eacute;e (ma&ccedil;ons, plombiers, electriciens) peut &ecirc;tre mise &agrave; notre disposition tout au long de la construction.<br />
<br />
Mise en route et tests de r&eacute;ception de l&#39;installation.<br />
<br />
P&eacute;sence sur site p&eacute;visionnelle <strong>6 semaines</strong>.&nbsp;Les semaines suppl&eacute;mentaires seront factu&eacute;es sur la base de 3 900 &euro; par semaine. Frais de d&eacute;placement locaux et internationaux inclus.<br />
&nbsp;